| | | | |
PROJETS EN COURS OU PROGRAMMÉS DANS LA REGION DU SAHARA |
PÉRIODE 2007-2009 |
EAU POTABLE |
I. PROVINCE DE LAÂYOUNE : | |
| |
PROVINCE | DÉSIGNATION DU PROJET | COÛT EN MILLIONS DE DH | AVANCEMENT | MISE EN SERVICE PRÉVISIONNELLE |

LAAYOUNE | Réalisation d’une nouvelle station de dessalement à Laâyoune de 13 000 m3/j | 200 | Jugement des offres en cours | 2008 |
Réhabilitation de l'ancienne station de dessalement de 7000 m3/j de Laâyoune | 40 | En phase d'etude | 2009 |
Extension du réseau de distribution aux quartiers périphériques de la ville de Laâyoune | 3 | En phase d'étude | 2008 |
Equipement de deux nouveaux puits au champ captant Foum El Oued (20l/s) | 4 | 95% | 2006 |
Alimentation en eau potable du centre TAH à partir de la station de déminéralisation de Tarfaya | 20 | 95% | 2007 |
Alimentation en eau potable du centre Daoura (Station de déminéralisation de 250 m3/j et réservoir de distribution) | 10 | Jugement des offres en cours | 2008 |
Alimentation en eau potable du centre d'Akhfenir (Station dessalement 800 m3/j et ouvrages de distribution) | 40 | Lancement en 2007 | 2008 |
Alimentation en eau potable du village de pêcheur de Tarouma à partir de la station de dessalement de Laayoune. | 16 | Lancement en 2007 | 2008 |
Alimentation en eau potable du village de pêcheur Amgrew | 7 | En phase d'étude | 2008 |
Alimentation en eau des centres Boucraa, Dcheira et Haggounia. | 46 | En phase d'étude | 2009 |
Extension du siège de la Direction Régionale | 4 | En phase de lancement | 2008 |
Construction du siège du centre El Marsa | 1,5 | Marché en phase d'approbation | 2008 |
TOTAL | 391,50 | |
|
II. PROVINCE DE BOUJDOUR : | |
| |
PROVINCE | DÉSIGNATION DU PROJET | COÛT EN MILLIONS DE DH | AVANCEMENT | MISE EN SERVICE PRÉVISIONNELLE |

BOUJDOUR | Réhabilitation de l'ancienne station de dessalement de 800 m3/j de Boujdour. | 10 | En phase d'étude | 2008 |
Extension du réseau aux quartiers périphériques de la ville de Boujdour | 1 | Lancement en 2007 | 2007 |
Alimentation en eau potable du village de pêcheurs Sidi El Ghazi | 8 | Travaux en cours | 2007 |
Alimentation en eau potable des centres Jrifia, Gueltat Zemmour et Lamsied | 55 | En phase d'étude | 2009 |
Alimentation en eau potable du village de pêcheurs d'Aftiessat | 10 | En phase d'étude | 2009 |
Réhabilitation des équipements du réservoir surélevé 500 m3 de la ville de Boujdour | 0,8 | Lancement en 2007 | 2008 |
Construction siège du centre de Boujdour | 0,5 | En phase d'étude | 2008 |
TOTAL | 85 | |
| | |

III. PROVINCE DE SMARA : | |
| |
PROVINCE | DÉSIGNATION DU PROJET | COÛT EN MILLIONS DE DH | AVANCEMENT | MISE EN SERVICE PRÉVISIONNELLE |

SMARA | Renforcement des ouvrages de production de Sidi El Khattari pour augmenter le débit de 40 à 80 l/s | 185 | En phase d'achèvement | 2007 |
Transfert de l'abreuvoir de Sidi Ahmed Laâroussi | 0,2 | Marché en phase de signature | 2007 |
Réalisation des raccordements des rampes des camions citernes et abreuvoirs sur la nouvelle conduite d'adduction. | 0,2 | En phase d'étude | 2008 |
Srélévation des clôtures et sécurisation des réservoirs et stations de relevage | 1,5 | En phase d'étude | 2008 |
Construction du siège du centre de Smara | 2 | en phase d'étude | 2008 |
TOTAL | 189 | |
| | |

IV. PROVINCE OUED EDDAHAB : | |
| |
PROVINCE | DÉSIGNATION DU PROJET | COÛT EN MILLIONS DE DH | AVANCEMENT | MISE EN SERVICE PRÉVISIONNELLE |

DAKHLA | Renforcement des ouvrages de distribution de la ville de Dakhla | 40 | En phase d'étude | 2009 |
Extension du réseau de distribution à Hay Essalam à dakhla | 0,4 | En phase d'étude | 2008 |
Alimentation en eau potable des centres El Argoub, Bir Anzarane | 25 | En phase d'étude | 2009 |
Alimentation en eau potable des villages de pêcheurs Aarich n'tiref, Lbouirda et Ain Bida | 16 | En phase d'étude | 2009 |
Réhabilitation des locaux technique et du réservoir 500 m3 et clôture à Dakhla | 0,7 | En phase d'étude | 2008 |
Equipement, raccordement et construction des abris des forages artésiens de Dakhla | 1,5 | DCE en phase de lancement | 2007 |
Mise en place des bâches en SVR pour le stockage des réactifs | 0,7 | En phase d'étude | 2008 |
Fourniture et raccordement d'un GE de secours de la station de traitement de Dakhla et construction de son local | 0,8 | En phase d'étude | 2008 |
TOTAL | 85 | |

V. PROVINCE D'AOUSSERD |

PROVINCE | DESIGNATION DU PROJET | COUT EN MILLIONS DE DH | AVANCEMENT | MISE EN SERVICE PREVISIONNELE |
AOUSSERD | Alimentation en eau potable du village de pêcheurs Roc Chico | 7 | Travaux en cours | 2007 |
Alimentation en eau potable du centre Bir Guandouz | 20 | En phase d'étude | 2008 |
TOTAL | 27 | |
| | | | |